Dong Nai성 인민위원회

https://new.dongnai.gov.vn

자원환경부와 동나이간 협력하여 동나이에 국개 핵심 공사에 자재 지원

(CTT-Dong Nai)-2 7일에 동나이성에서 동나이성의 주요 국가 교통 프로젝트 건설을 위한 건설 자재 보장을 위한 통합 솔루션에 대한 회의가 개최되었다.

969f4adfde97937c8a6ce6cbf90a9e87-2025-02-07.15-37-46.jpg 

자원환경부 장관 Do Duc Duy는 동나이성에서 회의할 때 발표한다.

자원환경부 장관 Do Duc Duy, 교통운송부 차관 Le Anh Tuan은 회의에 참석했다. 동나이 측면에서 성 서기관  Vu Hong Van, 성 인민위원회 의장 Vo Tan Duc, 성 인민위원회 부의장 Duong Minh Dung이 있다.

수천만 입방미터 , 모래, 바위가 부족하다

969f4adfde97937c8a6ce6cbf90a9e87-2025-02-07.15-32-59.jpg

교통운송부 차관 Le Anh Tuan은 자재 수요를 보고한다

회의에서 보고하며 교통운송부 차관 Le Anh Tuan은 다음과 같이 알려준다. 남부 지역은 주요 2025년에 준공하고 일부 2026년에 준공할 계획으로 국가 핵심 교통 프로젝트 15개를 진행하고 있다. 이러한 프로젝트는 모두 다양한 종류의 토양, 암석, 모래에 대한 수요가 많다.
건설 석재에 대해 수요의 총수는 역 2,160만 m3이다. 460만 m3 이상 총용량으로 현장을 운송한다. 계속 동원한 용량은 1,700만 m3이다. 현재 520만 m3 이상 공급원을 확인했다 (많은 지역에 있다. 그중에 가장 많은 것은 동나이이다, 320만 m3이다). 나머지 공급원을 아직 확인하지 못한다.

교통운송부 차관에 따라 현재 어려움은 모든 주요 프로젝트가 진행의 정점에 도달해 있어 건설용 석재에 대한 수요가 급격히 늘어나 광산의 전반적인 생산 계획에 큰 영향을 미치고 있다는 것이다. 2025년에 큰 수요가 있는 프로젝트는 다음과 같이 알려준다. 470만 m3으로 Long Thanh공항, 120만 m3 Bien Hoa-Vung Tau고속도로, 약 230만 m3 3순환도로이다. 한편 현재 광산의 공급 능력이 수요를 충족하지 못하고 있다.

바닥 토양의 경우, Bien Hoa-Vung Tau고속도로 프로젝트의 경우에만 전체 수요는 520만3인데, 현재 공사 현장에 도착한 물은 55만3에 불과하고, 470만3가 부족하다. 지금까지 동나이성은 500만 m3의 공급원을 파악했으나, 광산의 매장량이 적고 품질이 고르지 않다는 것이 문제이다. 원칙적으로 지방에서 승인을 받은 지역들도 채굴 허가 신청을 완료하기 위한 절차적 지침을 아직 기다리고 있다.

회의에서 투자자 대표자는 자재 부족으로 인해 건설 실행 및 프로젝트 진행에 영향을 미친다는 의견도 있다. 동시에 계약자는 자원환경부, 성 인민위원회, 광산 소유주에게 주요 프로젝트를 일정에 맞춰 완료하는 데 필요한 충분한 재료 공급원을 확보할 수 있는 솔루션을 갖추다고 제안한다.
성 인민위원회 의장 Vo Tan Duc은 다음과 같이 알려준다. 지방에서는 현재 유효하는 광물 채굴 면허증 44부가 있다. 2024년말까지 광물 매장량은 다음과 같이 남았다. 건설 석재는 2억 9,400만m3를 남고 채굴 용량은 2,270만m3/년이다; 건설 모래는 360만m3이고 채굴 용량은 50만m3/년이다; 매장 자재는 80만m3이다, 채굴 용량은 60m3/년이다.
또한 지방은 광물에 대한 건설 자재 탐사 및 개발 계획을 도입했다: 714헥타르 면적, 5,600만m3추정 매장량으로 26개 건설 석재, 84헥타르 면적, 2백만m3추정 매장량으로 3개 모래 채굴 구역 및 149헥타르, 5,600만m3 추정 자원량으로 89개 매립지가 있다.
성 인민위원회에 따라 일반적으로 이 지방에서는 평탄화를 위해 필요한 암석과 토양이 충분하므로 해당 지역의 주요 국가 프로젝트를 균형 있게 진행할 수 있다. 매립용 모래와 관련하여, 지방 정부는 천연자원환경부가 남서부 지방에서 더 많은 공급원을 확보하도록 지원하고 지시할 것을 제안했다.

969f4adfde97937c8a6ce6cbf90a9e87-2025-02-07.15-32-10.jpg 

성 인민위원회 의장은 회의에서 발표한다

핵심 프로젝트에 자재를 우선한다

성 인민위원회 의장 Vo Tan Duc에 따라 이 지방은 채움 프로젝트를 위한 암석과 토양의 공급원을 균형 있게 조절할 수 있는 능력을 갖추고 있지만 여전히 해결해야 할 어려움과 문제가 있다.
구체적으로 채굴하고 있는 32개 광물이 있자먼 25개 광물은 투자증서 허가, 연장, 조정과 관련된 절차에 걸려있고 5개 광물은 채굴 면허증을 만료했다. 이런 문제는 지방의 관할에 속한다. 이를 처리하기 위한 방향은 기획투자부가 광산 소유주가 2월 15일 이전에 투자 정책 조정 서류와 투자증명서를 승인받기 위한 서류를 작성하도록 긴급히 안내하여 토지 절차와 보상, 지원, 재정착을 위한 기반을 마련하라는 것이다. 또한 이 기간 동안 광산 소유주들은 토지 사용권 협상이나 토지 회복, 보상, 지원 및 재정착의 시행 중 하나를 적극적으로 선택한다.
지방 지도자는 자원환경부에 제안하여 국무총리에 보고하여 앞으로 건설용 석재 및 평탄화용 토지를 채굴하는 기업에 대한 검사 및 시험 조직을 제한하도록 지시하여 기업이 절차를 완료하는 데 집중하고 광물 채굴에 대한 안정성을 느낄 수 있도록 한다. 성인민위원회는 기업이 투자, 광물, 토지, 환경에 대한 법적 절차를 규정에 따라 충분히 이행하도록 적극적으로 검토하고 지도할 것이다.

자원환경부 장관  Do Duc Duy는 다음과 같이 알려준다. 현재 동나이성 및 남부 지방은 많은 주요 국가 프로젝트를 시행하고 있다. 이 프로젝트의 완공과 활용은 도와 남부, 그리고 전국의 사회경제 발전에 중요한 의의를 갖는다.

자원환경부 장관은 학교에서는 2월까지 수업 재료의 공급과 수요에 대한 답변을 내놓아야 한다고 요구하고 있다. 이를 위해 교통부운송부는 투자자와 계약자에게 각 품목과 프로젝트에 필요한 광물 유형, 양, 품질, 시간에 대한 자세한 통계를 수집하고 편리한 운송을 위해 접근이 필요한 광산을 제안하도록 지시한다. 마찬가지로 광산 소유주도 남아 있는 매장량, 현재 생산 용량에 대한 양식을 가지고 있고 용량을 늘릴 수 있는 경우 라이센스를 갱신한다.
“연장된 허가는 신규 허가를 받은 광산은 긴급히 진행이 필요한 주요 국가 프로젝트를 위한 자재 공급을 우선시해야 하고 그 다음으로 다른 건설 프로젝트를 위한 자재를 제공해야 한다" 자원환경부 장관은 강조한다.
Do Duc Duy는 광물 채굴 광산의 라이선스와 관련된 어려움과 장애물을 제거하기 위해 팀을 구성하자는 투자자들의 제안에 동의한다. 이 팀의 임무는 또한 지방 지도자들이 광산에서 각 프로젝트에 필요한 재료 공급원을 할당하고 조정하는 데 도움을 주는 것이다.​​

작성자: Phan Anh

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60