Dong Nai성 인민위원회

https://new.dongnai.gov.vn

Loc An – Binh Son재정착 지역 사회 인프라 시설 공사 건설 계획 가속화

(CTT-Dong Nai) – Long Thanh국제 공항 토지 회수, 보상, 지원, 재정착 프로젝트 소속 Loc An – Binh Son재정착 사회 인프라 시설 시스템 건설 구성 프로젝트에 속한 나머지 공사들은 이러한 재정착 지역에서 살기 위한 이주한 프로젝트 지역에서 가구들의 삶을 위한 2024년에 준공하기 위한 계획을 가속화되고 있다

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-02-26.16-20-41.jpg 

Loc An – Binh Son재정착 지역 모퉁이

문제 해결

Loc An – Binh Son재정착 지역 사회 인프라 시설 시스템 건설 구성 프로젝트는 11개 공사를 포함한다: 4개 유치원, 2개 초등학교; 2개 중학교; 1개 시장; 1개 문화 중심지 및 1개 면 인민위원회 본사. 현재 이러한 구성 프로젝트는 준공한 4개 공사가 있다.

나머지 공사에 대해, 2023년에 건설을 유지하지만 자본 어려움으로 인하여 많은 문제를 겪었다. 구체적으로 프로젝트 기간은 2022년 말까지만 지속되므로 2023년에 공사에 배치된 자본은 지출될 수 없다.
프로젝트 계획을 보장하기 위해 2023년에 지방은 공사를 지속적으로 건설하기 위한 사전 자본을 마련해야 했다.
2023년 말에 국회는 2024년 말까지 Long Thanh공항 토지 회수, 보상, 재정착 지원 수행 기간 연장에 대한 결의안을 승인했다. 동시에 프로젝트를 계속하기 위한 자본을 추가하도록 할당한다.
2024년초에 부국무총리 Le Minh Khai는 경제-사회 회복 및 개발 프로그램에 자본 계획을 할당하도록 결정했다; 2021년-2025년 단계 중앙 예산 자본 중기 공공 투자 계획을 조정하고 보완한다; 경제-사회 회복 및 개발 프로그램 소속 프로젝트에 대한 2023년에 중앙 예산 자본 투자 계획, 예산을 할당한다.

그중에 Long Thanh공항 토지 회수, 보상, 지원, 재정착 프로젝트를 수행하기 위한 동나이성 인민위원회에 2021년-2025년 단계 중기 공공 투자 계획의 중앙 예산 적립금에서 9,670억동을 추가한다.

다음에 성 인민위원회는 프로젝트에 상기 자본에 대한 2021년-2025년 단계에 중앙 예산 자본 중기 투자 계획을 할당하기로 결정했다. 따라서 현재까지 Loc An – Binh Son재정착 지역 사회 인프라 시설 시스템 건설 구성 프로젝트를 수행하는 과정에서 가장 어려움을 해결했다.
속도 가속화

지방 건설 투자 프로젝트 관리위원회에 따라 3개 유치원 및 면 인민위원회 본사를 포함한 준공한 4개 공사 외에도 시장 건설 공사 (23호 입찰 패키지)에 대해 계약자는 마켓하우스 철골 트러스 골조 전체 공사를 완료하고, 외부마당 콘크리트 타설을 마쳤다. 현재 계약자는 설치하기 위한 2개 시장 모델의 철제를 조립하고 공사를 운반하고 있다. 지방 건설 투자 프로젝트 관리위원회는 조정 설계 문서를 완료하고 다음 일을 수행하기 위한 소방을 승인하도록 지방 경찰, 소방 및 구조구난 경찰부서에 제출한다.

계획을 지연된 6개 나모지 공사의 경우, 기존 계약자와 작업을 마친 후, 관할 관청은 2023년에 건설을 계속하기 위한 신규 계약자를 선정하도록 조직했다.
지방 건설 투자 프로젝트 관리위원회 부사장 Nguyen Anh Tuan은 다음과 같이 알려준다. 음력 설날 휴가 후, 2월 19일 (음력 설날 10일)부터 Loc An – Binh Son 재정착 사회 인프라 시스템 건설 구성 프로젝트 소속 공사 다시 건설은 프로젝트 계획을 보장하기 위한 수행될 것이다.
예상대로 계획을 지연된 6개 공사 그룹에서 학교 건설 5개 공사는 2024년 제1분기, 제2분기에 준공할 것이다. 특히 문화 중심지 건설 공사는 2024년 2월 말에 준공할 것이다.​

작성자: Vinh Quang

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60