Dong Nai성 인민위원회

https://new.dongnai.gov.vn

Bien Hoa시에서 핵심 프로젝트 토지 정리 계획 가속화

(CTT-Dong Nai) – 수행하는 9 핵심 프로젝트, 공사 Bien Hoa시는 지방에서 가장 많은 핵심 프로젝트, 공사를 보유한 지역이다. 따라서 Bien Hoa시는 프로젝트 시공을 위한 토지 정리 가속화를 노력하고 있다

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-03-12.16-28-54.jpg

동나이강가, 도로 건설 프로젝트를 건설한다 (Hoa An다리에서 Vinh Cuu현 국경까지 도로).

토지는 프로젝트 계획을 지연한다.

Bien Hoa시는 지방의 중심 도시 지역이므로 몇년 동안 많은 인프라 프로젝트, 특히 교통 인프라가 이 지역에서 시행되었다. 그러나 현실적으로 최근 비엔호아시에서 시행되고 있는 주요 공사와 프로젝트의 대부분이 일정보다 늦어지고 있다. 이는 부지정리 작업이 지연되는 것이 이러한 상황을 초래하는 주요 원인 중 하나이다.

Long Hung면 및 An Hoa동을 경유한 Huong Lo 2프로젝트 (1단계, 1도로)는 2020년말에 공식적으로 착공한다. 그러나 현재까지 착공한 3년 후, 프로젝트 토지는 건설 단위에게 충분히 인계되지 않았다.
Huong lo 2프로젝트뿐만 아니라 Bien Hoa시에서 핵심 프로젝트들은 계약자가 건설 토지를 기다려야 하는 상황에 빠져야 한다: 1호 구성 프로젝트, 1단계 Bien Hoa-Vung Tau고속도로 프로젝트, Bien Hoa시 중심도로; 동나이강가 및 밑받침 (Hoa An다리에서 Vinh Cuu현 국경까지); Cai강가 (Ha Huy Giap길에서 Tran Quoc Toan길까지 도로).

지방 교통 공사 건설 투자 프로젝트 관리위원회 사장 Ngo The An은 다음과 같이 알려준다. Bien Hoa시 단위가 투자한 성의 많은 주요 프로젝트가 최근 건설 공간 부족으로 인해 지연되었다.

성 인민위원회 의장 권한 Vo Tan Duc에 따라 지난 몇년 동안 지방은 Bien Hoa시에 개발 돌파구를 마련하는 목표로 인프라 프로젝트를 투자했다. 다만, 현재까지 프로젝트 계획은 기대에 미치지 못한다. 그중에 여전히 가장 큰 장애는 토지 정리 단계에 있다.

문제 해결

Bien Hoa시 인민위원회에 따라 지난 시간 동안 지역 관할 관청은 지역에서 핵심 프로젝트 토지 정리에 집중했다. Bien Hoa시는 투자자에게 2024년에 핵심 프로젝트 토지 인계 완료 목표를 설정한다.

Bien Hoa시 인민위원회 의장 Do Khoi Nguyen은 다음과 같이 알려준다. Huong lo 2프로젝트에 대해, 시 인민위원회는 Long Hung면에서 38가구에 대한 구체적으로 토지 가격 및 보상 정책 승인서를 발행했다. 현재 Long Hung에서 나머지 4가구는 이러한 토지가 다른 프로젝트에 관하기 때문에 토지 회수, 보상, 지원 절차를 완료하지 않았다. 이 경우, 지역은 처리 정책을 제기하기 위한 별도 분리했다.

Long An야금 주식회사의 토지가 An Hoa동에서 프로젝트 지역에 위치한 경우, 도시는 기업과 2번 논의했다. 다음에 기업은 이사회와 논의하도록 시간 요구 의견을 제공한다. 다만, 현재까지 기업은 도시에 대한 대답 의견을 제기하지 않았다. 따라서 Bien Hoa시의 관할 관청은 이 경우에 강제 조치를 취하고 있다. “도시는 프로세스에 따른 충분한 단계를 계속하고 동시에 토지를 인수인계하도록 선전하고 동원한다. 2024년 제1분기에 양측 간의 협상, 논의하지 못하면 도시는 건설 단위에 토지를 인계하기 위한 경제할 것이다" – Do Khoi Nguyen은 알려주었다.
마찬가지로 Nguyen Huu Canh사원까지 확장하고 개조한 프로젝트에서 Bien Hoa시는 프로젝트 지역에서 나머지 가구에 대한 토지 회수 결정을 발행하고보상, 지원 계획을 승인했다. 현재 관할 관청은 토지를 인계하기 위한 인민에게 선전하고 동원하고 있다. 승인된 보상, 지원 계획을 동의하지 않는 가구의 경우, Bien Hoa시는 2024년 제1분기에 투자자에게 프로젝트의 나모지 토지 면적 전체를 인계하기 위한 강제 계획을 세웠다.
동나이 강가 및 도로 건설 프로젝트에서 현재까지 관할 관청은 토지 회수, 보상을 완료하고 프로젝트 지역에서 가구에게 지원했다. Bien Hoa시는 인민에게 재정착을 제공하고 건설 단위에 토지를 인계하기 위한 재정착 토지 인계를 기다리고 있다.
토지 정리를 일반적으로 완료한 프로젝트 외에도 Bien Hoa시는 Cai강가 도로 프로젝트 및 1구성 프로젝트, 1단계 Bien Hoa – Vung Tau고속도로 프로젝트를 포함한 새롭게 착공한 작업을 수행하기 위한 자원을 집중하고 있다.
Cai강가 프로젝트에 대해, Bien Hoa시는 건설 단위에게 5개 다리 신축 항목 소속 6개 다리 교대를 건설하기 위한 건설 단위에 토지를 인계했다. Bien Hoa시는 토지 보상 정리 및 재정착 지원 프로젝트 관리위원회와 협력하여 1구성 프로젝트, 도시를 경유한 1단계에 Bien Hoa – Vung Tau고속도로 프로젝트를 일반적으로 완료했다. 동시에 Phuoc Tan동 및 Tam Phuoc동에서 프로젝트를 위한 2개 재정착 지역 건설 1/500 계획 프로젝트를 완료한다. ​​

작성자: Vinh Quang

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60