Dong Nai성 인민위원회

https://new.dongnai.gov.vn

2025년 4월 30일에 Nhon Trach다리 준공 노력

(CTT-Dong Nai)-동나이에서 출장 프로그램에서 국무총리 Pham Minh Chinh 지도한 대표단은 지난 시간 동안 동나이성을 지나간 Nhon Trach다리 위치에서 3-호치민시 순환도로 프로젝트 현장에서 계획을 조사하고 검사하고 작업자, 근로자, 직원에게 방문하고 설날을 축아한다.  국무총리는 프로젝트에서 토지 정리 작업에서 동나이성을 칭찬했다.

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2025-02-06.10-55-06.jpg 

국무총리 Pham Minh Chinh 및 부처 담당자 및 동나이성은 Nhon Trach다리 계획을 실제적으로 조사한다.

부국무총리 Tran Hong Ha, 유관기관 담당자들은 참여한다. 동나이 측에서 대표단을 환영하고 회의하며 성 서기관 Vu Hong Van, 성 부서기, 성 인민위원회 의장 Vo Tan Duc 및 성 인민위원회, 성 인민회의 담당자 및 유관 기관 담당자들은 참여한다.

3호-호치민시 순환도로 프로젝트의 총 길이는 76,3km 이상이다. 호치민시, 동나이성, Binh Duong성, Long An성을 지나갔다. 투자 총자본은 75조동 이상이다; 2023년에 착공되고 2026년 9월에 준공할 것으로 예상된다. 현재 구성 프로젝트는 90-100%로 토지를 정리했다. 프로젝트는 22-62%로 건설했다.

그중에 1A구성 프로젝트의 길이는 8,2km이다. 동나이성을 지나간 6,3km, 호치민시를 지나간 1,9km을 포함하며 My Thuan프로젝트 관리위원회 (교통운송부)가 투자자로 한다. 이러한 구성 프로젝트의 투자 총자본은 약 6조9천억동이다. 이러한 구성 프로젝트의 경우, 성 인민위원회에 따라 동나이성은 지방을 지나간 토지 정리를 완료했다. 100%에 달한다. 현재까지 이러한 프로젝트의 건설 총계획은 85,1%에 달하고 계약서 계획에 비해 8,4%를 초과하며 2024년의 같은 기간에 비해 계획에 비해 46,4%를 증가한다.

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2025-02-06.10-55-18.jpg 

국무총리 Pham Minh Chinh은 지방을 지나간 3호-호치민시 순환도로 프로젝트에 대한 시공 단위에 토지의 100%를 인계해서 칭찬했다.

CW1 입찰 패키지 (Nhon Trach다리, 2,6km길이)의 경우, 현재까지 건설 계획은 93%에 달한다. 그중에 Nhon Trach다리는 중간 경간 3개를 완료했다. 측면 경간 2개는 2025년 2월에 완료할 것이다. Nhon Trach다리는 동나이강을 지나가고 호치민시와 동나이 간의 연결한다. 이는 가장 큰 다리이며 3호-호치민시 순환도로 프로젝트에서 가장 빠른 계획이 있다.

또한, 지방을 지나간 3호-호치민시 순환도로 건설 투자 프로젝트에는 2개 구성 프로젝트가 있다. 포함: 3구성 프로젝트-3호-호치민시 순환도로를 건설하며 4호 구성 프로젝트-약 65헥타르 회수 토지 면적으로 3호-호치민시 순환도로 건설 투자 프로젝트에서 동나이성을 지나간 3호순환도로 재정착, 지원, 보상한다.
그중에 3구성 프로젝트의 길이는 11,2km이다 (새롭게 투자한 5km과 1A구성 프로젝트의 양측 도로를 투자한 6,2km 이상을 포함한다). 프로젝트는 교통 공사 건설 투자 프로젝트 관리위원회가 투자하고 총투자금이 3조8천억동이다. 이러한 구성 프로젝트의 경우, 지방은 65헥타르 총면적으로 투자자에게 토지를 인계하고 100%에 달한다.
3구성 프로젝트는 3개 건설 입찰 패키지를 포함한다. 구체적으로 26호 입찰 패키지는 기점에서 25C교차로까지 건설한다 (2,2km 길이). 현재 건설 계획은 19,2%에 달한다. 29호 건설 입찰 패키지는 25C교차로에서 25B교차로까지 건설한다 (2,8km 길이). 현재 건설 계획은 27,6%에 달한다. 32호 입찰 패키지는 25B 교차로에서 종점까지 건설한다. 건설 계획은 19,9%에 달한다. 자본 지출은 2024년초부터 86%에 달한다.

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2025-02-06.10-55-25.jpg 

성 인민위원회 의장 Vo Tan Duc은 동나이성을 지나간 3호-호치민시 순환도로 프로젝트에서 구성 프로젝트 계획을 보고한다.

 Nhon Trach다리 건설을 검사하고 동원하며 국무총리 Pham Minh  Chinh은 건설 단위에 토지의 100%를 인계해서 동나이성에 칭찬했다. 동시에 관련 지자체는 해당 지역 내 구성 프로젝트 시행을 집중적으로 지휘하고 계약자에게 도로바닥 자재를 적극적으로 조달하도록 확고히 지시하고 기계, 장비, 인력 및 자재를 완전히 동원하고 "3교대 4조" 공사에 집중하여 진행을 보장하도록 해야 한다.

그중에 남조의 완전한 해방과 조국통일 50주년을 기념하기 위해 4월 30일에 Nhon Trach다리 공사를 준공하는 데 노력한다.​

작성자: Vi Quan

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60