Dong Nai省人民委員会

https://new.dongnai.gov.vn

ビエンホア~ブンタウ高速道路プロジェクトの用地整理作業の進捗を加速する取り組み

(CTT-ドンナイ) - ビエンホア-ブンタウ高速道路プロジェクトの用地撤去作業の進捗報告を聞くための作業セッションで、省人民委員会のボー・タン・ドゥク委員長は、ビエンホア市とロンタイン区に対し、残りの事件に対する補償と支援計画を1010日までに完了し承認することに注力するよう義務付ける。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-10-07.09-58-01.jpg

ヴォー・タン・ドゥク省人民委員会委員長が会議を終えた。

省人民委員会委員長は、「同省は首相に対し、10月15日までにプロジェクト用地を引き渡すよう約束した。従って、同時に、両地域の党委員会と当局は宣伝を強化し、プロジェクト建設を実行するための用地を速やかに引き渡すよう人々を動員しなければならない。財務省は地方自治体と調整し、再定住地を待つ人々のための一時居住政策の実施を指導している。天然資源環境省は、現場の撤去作業における困難を取り除くよう地方自治体を指導しています」と述べた。

省人民委員会の指導者らはまた、プロジェクト管理委員会に対し、 補償、用地整理、再定住支援を計画投資省と連携し、ビエンホア市の2つの再定住地域の建設を間もなく開始するための手続きの実施を加速するように要求した。地元から用地が引き渡された後、投資家はプロジェクトの緊急性を示すために、直ちに機械や労働者を建設のために動員しなければなりません。産業貿易省は、インフラストラクチャ システムの再配置がプロジェクトの全体的な建設の進捗に影響を及ぼさないように、地方自治体と関連部門を調整およびサポートする。

また、省人民委員会のヴォー・タン・ドゥク委員長によれば、時間が短いので全員が仕事に集中しなければならないという。内務省は、10月15日までに敷地の100%を譲渡したコミューンまたは区には省人民委員会から報奨金が与えられることを監視および総合している。逆に、十分な土地を引き渡さなかったコミューンや区は懲戒処分の対象となる。

ビエンホア市人民委員会の指導者らは会議の報告で下記のように述べた。この地域を通るプロジェクトルートについては、これまで当局は総世帯数150万以上のうち585世帯を支援する補償計画を承認している。このうち、214世帯に7,090億ドン近い金額が支払われた。現在、ビエンホア市は引き渡しが必要な土地計59ヘクタールのうち30ヘクタール近くを引き渡し、総引き渡し面積の50%に達している。

ロンタイン地区では、これまでにプロジェクトコンポーネント 1 により 1,020 件中 726 件を支援する補償計画が承認され、その割合は 84% 近くに達し、このうち 364 件に対して金銭が支払われています。コンポーネントプロジェクト 2 では、1,758 件中 1,595 件の補償および支援計画が承認され、その割合は 86%近くに達し、そのうち 1,083 件に支払いが行われた。

ロンタイン地区は、コンポーネントプロジェクト 1 で引き渡される予定の総面積の 63% 近くに達する、49 ヘクタール近くの土地を引き渡した。コンポーネント 2 プロジェクトでは、地元は 124 ヘクタール以上を引き渡し、引き渡される総土地面積の 82% 以上に達した。


著者: Vinh Quang

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60