Dong Nai省人民委員会

https://new.dongnai.gov.vn

2つの主要交通プロジェクトの進捗を加速

55日、省人民委員会のグエン・ティ・ホアン副委員長は、ビエンホア~ブンタウ高速道路と省を通じるホーチミン市環状3号線区間を建設する投資プロジェクトを実施のための第6回運営委員会会議の議長を務めた。

cee598e3233bc078469434166d929839-2023-05-06.13-42-31.jpg

省人民委員会副委員長のグエン・ティ・ホアン氏が会議で講演


運輸通信省によると、ホーチミン市環状3号線プロジェクトでは、過去4〜5日間、新しい州交通建設投資プロジェクト管理委員会は、建設書類と見積もりを評価するために運輸省に提出する。 このプロジェクトでは建設請負業者を選定するために入札を行う必要があるため、6月30日のプロジェクト開始を確実にするのは非常に難しいである。

用地整理作業のため、当局は現在まで用地取得の通知を発行していない。 現在までのところ、プロジェクトは建設用のレベリング材の供給を特定していない。

ビエンホア~ブンタウ間の高速道路プロジェクト第1フェーズ(コンポーネントプロジェクト1)では、当局は現在、この日にプロジェクトの起工式を開催できる場所を提案するための調査を行っており、6月30日が近づいている。 しかし、現在、移転地、特にビエンホア市の 2 つの移転地建設の進捗は非常に遅いであr。

会議の終わりに講演したグエン・ティ・ホアン省人民委員会副委員長は、ホーチミン市環状3号線プロジェクトについて次のように強調した。 会議の終わりに講演したグエン・ティ・ホアン省人民委員会副委員長は、環状3号線 - ホーチミン市プロジェクトについて次のように強調した。したがって、関連機関は作業の実施を迅速化する必要があります。 ニョン チャック区 は土地取得の手続きを早急に完了しなければなりません。 省交通建設投資プロジェクト管理委員会は引き続き書類と手続きを完了させている。 同時に、計画投資省と連携して、建設請負業者を選定するための入札を実施するための法律の規定を見直す。

ビエンホア-ブンタウ高速道路プロジェクトに関して、省人民委員会のグエン・ティ・ホアン副委員長は、ビエンホア市人民委員会が2つの再定住地域の建設に関連する手続きの完了が遅れていると批判した。 同時に、各部門は進捗を加速し、用地整理を並行して行い、プロジェクトを開始するための投資手続きを完了する必要がある。​

著者: Phan Anh

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60