Dong Nai省人民委員会

https://new.dongnai.gov.vn

交通建設投資プロジェクト管理委員会が投資したプロジェクトの進捗を加速

 (CTT-ドンナイ) - 1022日、省人民委員会のグエン・ティ・ホアン副委員長は、省が投資者である交通建設投資プロジェクト管理委員会が計画したプロジェクトの実施の進捗状況について、省交通建設投資プロジェクト管理委員会および関連部門との作業セッションの議長を務めた。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-10-22.15-21-53.jpg

省人民委員会のグエン・ティ・ホアン副委員長が会議を締めくくるスピーチを行った。​

省交通建設投資プロジェクト管理委員会によると、同部隊は現在22のプロジェクトの実施を割り当てられており、このうち、現在までに、省道 763 号線と 768 号線の改良と拡張の 2 つのプロジェクトが完了しました。

省交通建設投資プロジェクト管理委員会によって実施が割り当てられた合計 22 のプロジェクトのうち、国家的に重要な主要プロジェクトは 9 つあります。最近、これらのプロジェクトの建設は、土地不足、整地材の不足、埋め立て場所の不足により、多くの困難に直面している。従って、同部隊はまた、省人民委員会が関連部門や地方自治体に対し、工事やプロジェクトの建設進捗を促進するために作業の実施を加速するよう指示することも提案した。

会議の終わりに、 省人民委員会のグエン・ティ・ホアン副委員長は、省交通建設投資プロジェクト管理委員会に対し、地方交通建設プロジェクトは、構成プロジェクト 1、ビエンホア - ブンタウ高速道路プロジェクトおよび構成プロジェクト 3、ホーチミン市環状道路3号線の進捗クリティカル パスを再確立するするよう要請した。同時に、プロジェクトの建設に役立つビエンホア市、ロンタイン、ニョンチャック地区の用地引き渡し作業を見直し、監視するよう省人民委員会事務局に要請する。現場を「ヒョウ皮」のまま引き渡し、業者が工事ができなくなる事態は避けてください。プロジェクトの用地許可に関しては、省人民委員会事務局が関連地方自治体による実施を検討し、推奨する。

これに伴い、省人民委員会のグエン・ティ・ホアン副委員長はまた、省交通建設投資プロジェクト管理委員会に対し、州交通局は、建設、天然資源、環境、産業、貿易の部門と連携して、資材調達に関連する問題を解決し、プロジェクトの建設に役立つ技術インフラ工事再配置を要請した。

著者: Vinh Quang

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60