Dong Nai省人民委員会

https://new.dongnai.gov.vn

ダウザイ~タンフー高速道路プロジェクトの用地撤去作業の実施調整

(CTT-ドンナイ) - 812日、 省人民委員会のグエン・ティ・ホアン副委員長は、ダウザイ~タンフー高速道路建設投資プロジェクト第1フェーズの実施に関する報告を聞く為、タンロンプロジェクト管理委員会(運輸省)、各省庁、地方自治体との会議の議長を務めた。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-08-12.19-23-35.jpg

省人民委員会のグエン・ティ・ホアン副委員長が会議を締めくくるスピーチを行った。

タンロンプロジェクト管理委員会によると、運輸省は7月末に官民パートナーシップ(PPP)の形でダウザイ~タンフー高速道路建設投資プロジェクト第1段階を承認した。2024年12月にはプロジェクト投資家を選定する入札が完了する予定だ。 

ダウザイ~タンフー間の高速道路プロジェクトは全長60km以上。ルートの開始点は、トンニャット地区ダウザイ町のホーチミン市 - ロンタイン - ダウザイ高速道路に接続する国道 1 号線との交差点エリア Km0+000 である。 Km60+243.83 (国道 20 号線との交差点の終点) が終点で、タンフー地区のフーチュンコミューン、タンフー - バオロク高速道路に接続します。プロジェクトの総投資額は約9兆ドンに達する。

ダウザイ - タンフー高速道路は、トンニャット、スアンロク、ディンクアン、タンフーを含む同省の 4 つの地区を通過する。敷地更地工事については、総占有面積約378ヘクタールに対し、全面的な敷地更地を1回限りで実施する。

会議でタンロンプロジェクト管理委員会は、省人民委員会が部門や支局に対し、プロジェクト実施、特に現場の撤去作業を支援するよう指示することを提案した。同時に、同省は間もなく、タンロンプロジェクト管理委員会に対して補償・用地撤去・再定住支援評議会を設立し、プロジェクトの用地撤去について連絡・調整を行う予定である。

会議の終わりに、省人民委員会のグエン・ティ・ホアン副委員長は、関連する4つの地方自治体に対し、9月12日までに計画投資省に送信するための敷地撤去に関するデータの統合作業を完了するよう要請した。これに基づいて、計画投資省は、プロジェクトの用地撤去補償サブプロジェクトの承認を得るために省人民委員会に提出し、10 月 12 日までに地方自治体が実施するタスクを分割する。

地方自治体はまた、関連する計画を検討し、実施時に計画間の互換性を確保する。事業実施区域内での違法建築を防止するため、施工管理を強化する。

同時に、タンロンプロジェクト管理委員会は、さらなる作業のためにプロジェクトの用地許可境界図をすぐに実装し、地方自治体に引き渡す必要がある。​

著者: Vinh Quang

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60