Dong Nai省人民委員会

https://new.dongnai.gov.vn

ビエンホア1工業団地の機能転換の進捗状況確認

​ (CTT-ドンナイ) - 812日午後、 812日午後、省党委員会副書記兼省人民委員会委員長代理のヴォー・タン・ドゥク氏は、困難を克服するための解決策を見つけ、ビエンホア 1 工業団地の機能転換の進捗を加速するための関連部門との会議の議長を務めた。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-08-12.19-27-44.jpg

ヴォー・タン・ドゥク省人民委員会委員長代理が指令演説を行った

会議での報告において、計画投資省のグエン・フウ・グエン局長は現在、企業の移転の進捗は計画よりも遅れています。フェーズ 1 では、5 つの事業所が移転しており、10 戸は移転計画がありません。一方、第2段階では移転計画があるのは3社のみ。

各部局の代表者らによると、現状の最大の課題は企業や従業員の移転を支援する仕組みや政策だという。現在、地元には企業の移転を支援する独自の仕組みや政策を策定する法的根拠はないが、すべて現行の一般法の規定が適用される。労働者のための仕組みや政策の構築も困難に直面している。残りの関連タスクはまだ進捗していません。
ヴォー・タン・ドゥク省人民委員会委員長代理はこう断言した。 ビエンホア1工業団地の機能を都市・商業・サービスエリアに転換し、環境を改善するプロジェクトは、、ドンナイ市の非常に重要な課題です。プロジェクトが承認されてから 2 か月が経過しましたが、要件に比べてタスクの実装の進捗が遅れています。特に、多くのユニットにタスクが割り当てられていますが、積極的に実装されていません。

省の指導者は、割り当てられた部隊に責任感を示し、共通の政策を実施する上で困難を避けることを要求する。部門は作業のクリティカル パスを構築し、部門間の調整メカニズムを備え、行われた作業の結果、問題、実装ソリューションを毎月評価する必要がある。同時に、ビエンホア1工業団地の機能転換の過程において、企業からの情報やフィードバックを積極的に受け取る。実施の過程で不明瞭な問題がある場合は、指示については省庁や中央支局に相談致する。

ビエンホア1工業団地の機能を都市、商業、サービス、環境整備地域に転換するプロジェクトでは、工場や企業の移転が2段階に分けて実施される。フェーズ 1 では、2024 年 12 月までに、ビエンホア 1 工業団地の南に位置する約 75 ヘクタールのゾーン 1 のエリアにある企業を移転します。フェーズ 2 では、残りのエリアにある企業を移転します。工業団地は 2025 年 12 月までに完成する。

著者: Bao Nguyen

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60