Dong Nai省人民委員会

https://new.dongnai.gov.vn

Long Thanh空港の構成プロジェクトの進捗を加速

​ (ドンナイ省ポータルサイト)Long Thanh国際空港フェーズ12026年に運用開始するための条件を確保するには、すべての構成プロジェクトを同期して進行させる必要がある。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-06-17.10-15-58.jpg

Long Thanh空港旅客ターミナルフェーズ1は現在、予定より10~20日先行して建設されている。

旅客ターミナルと滑走路は予定より早く完成
Long Thanh空港建設投資プロジェクトフェーズ1は、次の4つの構成プロジェクトに分かれ、第1の構成プロジェクトは国家管理庁本部ビル、第2構成プロジェクトは飛行管理施設、第3構成プロジェクトは空港における重要な施設、第4構成プロジェクトはその他の付属施設である。

最近、投資家は、2026 年にプロジェクトの同期活用を確実にするために、構成プロジェクトの進捗を促進する努力を行っている。

ベトナム空港公社(ACV)によると、ロンタイン空港建設投資プロジェクト第1フェーズの最も重要な構成プロジェクトである第3構成プロジェクト3では、最近、請負業者が建設を実施し、プロジェクトの重要な進捗を綿密に監視しているという。特に、旅客ターミナルの建設と設備の設置のパッケージでは、請負業者が現在、床のコンクリート工事をしている。元請け業者も入札書類に従って設備リストを提出しており、鉄骨構造物の資材は90%が工事現場に集結されている。計画により、旅客ターミナルの鉄骨構造物の設置は2024年8月に開始される予定である。「旅客ターミナルパッケージに関して、現在の進捗状況は計画を10~20日上回っています」とACVの社長であるVu The Phiet氏は述べた。

滑走路、誘導路、航空機エプロン設備の建設・設置の入札パッケージでは、請負業者も工事を確実に進めている。この入札パッケージでは、目標は、予定より3か月早い2025年4月30日に機器の校正と飛行の校正を完了することである。

旅客ターミナルと国道51号線、ホーチミン市・Long Thanh・Dau Giay高速道路を結ぶ交通路建設のための入札パッケージは、設定されたスケジュールに従って実施されている。

第2構成プロジェクトでは、ベトナム航空交通管理会社の代表者は、入札パッケージの大まかな部分の建設と設置の進捗状況は計画を満たしており、それを上回っていると述べた。現在、設置機器パッケージを構築するコンサルタントを選定する入札が実施され50%完了しており、6月には入札書類が公表される予定である。

ACVによると、構成プロジェクトの建設プロセスの均一性を確保するため、ACVはLong Thanh空港プロジェクト管理委員会に対し、残りの入札パッケージの進捗状況と建設期間を見直し、進捗状況を調整し、空港建設中の衝突や交差点を回避するよう指示したという。「同様に重要なのは、構成プロジェクト、特に重要な入札パッケージの進捗状況が一致している必要があることです。そうでないと、プロジェクト全体の接続性と進捗状況に影響が及ぼされます」とVu The Phiet氏は付け加えた。

4構成プロジェクトの進捗を加速
現在、Long Thanh空港建設投資プロジェクトフェーズ1の構成プロジェクトのうち、第4構成プロジェクトが最も進捗が遅いプロジェクトである。
第4構成プロジェクトは貨物ターミナル、航空物流エリア、航空機整備エリア、食料供給、航空オペレーションセンターが含まれる。ベトナム航空局の代表者によると、最大の課題はプロジェクトのライフサイクル全体を通じて国家予算に対する投資家の貢献率を計算することだという。

この問題について、計画投資省のDo Thanh Trung副大臣は、プロジェクトにおける収益、利益、リスクの共有は国際的な慣行であり、各業界の特定の運用要因に基づいていなければならないと述べた。航空総局は、非航空サービスの入札におけるACVの既存の経験にを参考し、アドバイスを受ける必要がある。

Vu The Phiet氏は、貨物ターミナル、航空物流エリア、航空機整備エリア、食料供給エリアなどの第4構成プロジェクトの主要項目を大至急に実施する必要があると要求した。そうでなければ、他の構成プロジェクトが予定より早く完了しても、プロジェクト全体が稼働できなくなる。

5月末、構成プロジェクトの実施に関する進捗報告を聞くための省庁、支部、省人民委員会との作業セッションで、Long Thanh空港プロジェクトフェーズ1の作業部会の責任者である副首相のTran Hong Ha氏は、次のように要請した。運輸省とベトナム民間航空局は、地域の国際空港の規模に合わせて、最高のサービスを提供し、地域の顧客を引き付け、国のアイデンティティと伝統文化の普及に貢献するために、十分な能力、技術、評判を備えたベトナム人投資家を選択するために、入札部門(計画投資省)と協力して、サービスと製品に関する基準と情報を明確に定義し、責任を負う。Tran Hong Ha副首相は、「第4構成プロジェクトの工事項目は、この地域の国際空港の威信、品質、競争力を決定する項目になる」と述べた。
同時に、Tran Hong Ha副首相も、入札の実施と完了の時期が非常に重要であると強調した。


著者: Vinh Quang

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60