Dong Nai省人民委員会

https://new.dongnai.gov.vn

Bien Hoa・Vung Tau高速道路プロジェクトの用地クリアランスに前向きな変化

(ドンナイ省ポータルサイト)「主要プロジェクトの用地クリアランス・補償を30日昼連続夜実施する」運動の実施から半月以上が経過し、同省を通過するBien HoaVung Tau高速道路プロジェクトの用地クリアランスが進み前向きな変化があった。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-05-22.11-01-07.jpg

ドンナイ省は、Bien Hoa・Vung Tau高速道路プロジェクトの投資家に、97ヘクタール近くの建設用地を引き渡した。

進歩は加速してる
建設用地のクリアランス・補償・再定住支援プロジェクト管理委員会の副委員長であるNguyen Hong Que氏は、)「主要プロジェクトの用地クリアランス・補償を30日昼連続夜実施する」運動を実行するために、Bien Hoa市ưお通過するBien Hoa・Vung Tau高速道路プロジェクトでは、スタッフの2チーム(各チーム少なくとも10人)を配置し、すべての書類、機械、設備をPhuoc Tan町及びTam Phuoc町人民委員会に移動し、町人民委員会と連携して業務を遂行している。Nguyen Hong Que氏は、「運動を始めて以来、役人、公務員は土曜、日曜、祝日を問わずに残業して対応している」と述べた。

その努力により、現在までにPhuoc Tan町では、当局は合計742区画のうち737件の測定を完了し、99%以上に達した。Tam Phuoc町では全383区画の測定が完了した。

それに伴い、各機関間の緊密な連携により、土地の出所確認作業も加速している。

Long Thanh県を通る区間については、地方自治体は本プロジェクトにより回収された土地合計2,718件のうち845件に対する補償および支援計画を承認し、公表した。

省人民委員会のVo Tan Duc委員長代理によると、、)「主要プロジェクトの用地クリアランス・補償を30日昼連続夜実施する」運動を立ち上げて以来、現在に至るまで、Bien Hoa・Vung Tau高速道路プロジェクトの建設用地のクリアランスは順調に進み、向きな変化があったという。「現在、工事が進行中であるが、Bien Hoa市とLong Thanh県は、関連業務を適切に実施し、敷地の引き渡しに関する住民の合意形成を図るべく呼び掛け、6月30日までにプロジェクト用地全体を引き渡す首相との約束を守る必要がある」とVo Tan Duc委員長代理は強調した。

資本支出の加速
用地回収、補償、支援の加速とともに、プロジェクトに割り当てられた資本の支出を加速するための人々への補償と支援金の支払いも緊急に実施されている。

Nguyen Hong Que氏によると、これまでにBien Hoa市を通過するBien Hoa・Vung Tau高速道路に対して3回の出資が行われた。「2023年と2024年第1四半期の支出実績と比較すると、2024年5月と6月の支出予想額は4倍近く増加し、土地区画数は4.5倍以上、世帯数は11倍増加する見込みだ」とNguyen Hong Que氏は語った。

Long Thanh県では、これまでに112件に約1,950億ドンの補償金を支払った。同時に、同自治体は追加の693件に対する補償と支援計画も公表した。これらの世帯の補償と支援計画は2024年5月に承認される予定である。その後、地方自治体は4,600億ドン近い金額を該当の世帯に支払うことになる。


著者: Vinh Quang

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60