Dong Nai省人民委員会

https://new.dongnai.gov.vn

4月にNhon Trach3号と4号発電所の建設用地が引き渡される

​(ドンナイ省ポータルサイト)3月29日、省人民委員会のVo Van Phi副委員長は、エネルギー分野における重要な国家事業、プログラム、プロジェクトの省運営委員会と面談し、Nhon Trach3号および4号発電所プロジェクト及びその他負荷軽減の送電網の実施状況について確認した。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-03-29.15-20-04.jpg

省人民委員会のVo Van Phi副委員長が会議を終えた。

会議において、ベトナム石油電力公社の副社長であるDao Duy Giang氏は、Nhon Trach3号及びNhon Trach4号発電所がそれぞれ2024年11月と2025ねん5月年に商用電力を発電する見込みであると述べた。現在の問題は、同社がまだ土地賃貸借契約を締結していないことである。Ong Keo工業団地のインフラ投資家が建設を許可していないため、プロジェクトのクリティカルパスにあるボックスカルバート項目は一時的に中止されている。これにより電力購入契約の締結が遅れ、融資資金の支出が停止されるリスクがある。

発電所の負荷を軽減するための送電プロジェクトに関して、国立送電公社のBui Van Kien副社長は、最大の問題は建設計画やNhon Trach県の土地利用計画と同期していないことだ述べた。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-03-29.15-20-17.jpg

エネルギー分野における重要な国家事業、プログラム、プロジェクトを担当する国家運営委員会事務次長のHoang Trong Hieu氏は会議で発表していた

運営委員会事務局次長のHoang Trong Hieu氏は、これは南部への安全な電力供給と国家エネルギー安全保障の確保に貢献する大規模なエネルギープロジェクトであると述べた。このプロジェクトは商用電力の発電まであと数カ月しか残っていないが、送電網は整備されていない。

Hieu氏は、2024年3月中旬の運営委員会会議におけるTran Hong Ha副首相の最終通知に従って内容を実施するよう同省に要請した。具体的には、土地の引渡及び土地賃貸借契約の締結を2024年4月に完了させ、発電所の負荷軽減のために送電網の建設用地を早期に引き渡す必要がある。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-03-29.15-20-25.jpg

エネルギー分野における重要な国家事業、プログラム、プロジェクトを担当する国家運営委員会Nhon Trach3号及びNhon Trach4号の送電プロジェクトの現場を監査した

省人民委員会のVo Van Phi副委員長は、最近、省は多くの会議を開催し、多くの指導文書を発行し、問題解決に向けて首相に提案してきたが、依然として遅々として進んでいないと述べた。同省は2024年4月に土地を引き渡すよう対応している。解決策は、資源環境局が直接または間接的な土地リース計画について承認を得るために省党委員会の意見を求める文書を提出することである。土地利用計画の問題に関しては、建設省は、省人民委員会がNhon Trach新市街地の部局的な調整について建設省の意見を受け首相に提案するよう助言する。

同県はまた、運営委員会事務局が建設省に対し、Nhon Trach新市街地の調整を早期に評価し承認を得るために首相に提出するよう、建設省に指示する事を提案した。また土地利用計画の一部調整と並行して用地の買取や整地工事を実施する事への合意を検討するよう依頼した。​

著者: Phan Anh

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60