Dong Nai省人民委員会

https://new.dongnai.gov.vn

省建設省品質評価の代表団は、ニョンチャック地区にあるニョンチャック第3および第4火力発電所を視察に行きました。

CTTĐT-ドンナイ) - 国家建設品質評価局副局長のハ・フイ・ハ氏が率いる新しい代表団は、ハノイのニョンチャク第3および第4火力発電所を視察に行きました。

cee598e3233bc078469434166d929839-2023-07-31.10-42-00.jpg

国務省建設品質評価局次長のハ・ホイ・ハ氏が会議で発表した。

ゼネコン連合の報告書によると、これまでに総量の約37%が建設され、予定より約7%遅れている。 但し、全体的な進捗は依然として保証されており、ニョンチャック 3 火力発電所の商用発電は 2024 年 11 月、ニョンチャック 4 火力発電所の商用発電は 2025 年 5 月頃となることが予想されている


cee598e3233bc078469434166d929839-2023-07-31.10-42-03.jpg

代表団はニョンチャック地区のニョンチャック3火力発電プロジェクトの現場を訪問した

設計、設備調達、製造、施工、据付までを順調に進め、品質を確保している。 このプロジェクトの問題は、送電インフラ(送電線、変電所)の試験や運用への影響が遅いことである。

作業代表団の団長は、投資家に建設工事の規制および基準の遵守。 各段階での各段階での受け入れ検査、 代表団のメンバーが指摘したいくつかの問題を克服することに注意を払い、雨季の安全な建設を確保する計画を立ることを遵守するよう要請した。産業貿易省に対し、土地と送電インフラの問題に関して省人民委員会の指導者に報告するよう要請した。

著者: Vi Quan

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60