Dong Nai省人民委員会

https://new.dongnai.gov.vn

2025年4月30日の記念日までにニョンチャック橋の完成を努力

(CTT-ドンナイ)  ドンナイ省での作業プログラム中、ファム ミン チン首相率いる代表団は、最近、ドンナイ省のニョンチャック橋にあるホーチミン市環状3号線プロジェクトの建設現場を視察し、進捗状況を確認し、幹部、労働者、従業員、労働者を訪問し、新年の挨拶を行った。首相は、プロジェクトの現場整地におけるドンナイ省の取り組みを称賛した。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2025-02-06.10-55-06 (1).jpg

ファム ミン チン首相と各省庁、支部、ドンナイ省の指導者らがニョンチャック橋の実際の建設進捗状況を視察した。

チャン ホン ハ副首相や関係省庁・部局のリーダー達も出席した。ドンナイ省側では、省党書記のヴー ホン ヴァン氏が代表団を受け入れ、協力した。省党委員会副書記、省人民委員会委員長のヴォー タン ドゥック氏 及び省人民評議会、省人民委員会、関連部署および支部の指導者です。
ホーチミン市環状3号線プロジェクトは、総投資距離が76.3kmを超え、ホーチミン市、ドンナイ省、ビンズオン省、ロンアン省を通過し、総投資額は、75兆VNDを超えます。工事は2023年6月に始まり、2026年9月に完了する予定です。現在、構成プロジェクトは、90~100%クリアしています。建設プロジェクトは22〜62%に達します。

このうちは、コンポーネントプロジェクトの1Aは、ドンナイ省を通過する6.3kmであり、ホーチミン市を通過する1.9km以上を含む約8.2kmの長さで、ミートゥアンのプロジェクト管理委員会(運輸省)が投資しています。この構成プロジェクトへの総投資額は約6.9兆VNDです。省人民委員会によると、この構成プロジェクトについては、ドンナイ省は省内を通過する区間の用地確保を100%完了しました。現在までに本プロジェクトの総工事進捗率は85.1%に達し、契約進捗率を8.4%上回り、2024年の同時期と比較して46.4%増加しました。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2025-02-06.10-55-18.jpg

ファム ミン チン首相は、ドンナイ省が同省を経由する環状3号線-ホーチミン市プロジェクトの建設機関に敷地の100%の引き渡しを完了したことを称賛した。

特にCW1のパッケージ(ニョンチャク橋、全長2.6km)については、現在までに、建設の進捗率が93%に達しています。このうちは、ニョンチャック橋の主橋は中間径間3径間が完成しており、側径間2径間は2025年2月に完成する予定です。ニョンチャック橋は、ドンナイ川を渡り、ホーチミン市とドンナイを結びます。これは、ホーチミン市の環状道路3号線プロジェクトの中で最大かつ最も早く完成した橋です。

さらに、ホーチミン市を通る環状3号線-ホーチミン市区間の建設投資プロジェクトには、構成要素プロジェクト3 - 環状3号線-ホーチミン市の建設と構成要素プロジェクト4 - ドンナイ省を通る環状3号線区間の補償、支援、再定住の2つの構成要素プロジェクトがあり、土地収用面積は約65ヘクタールです。
このうちでは、構成プロジェクト3は、約11.2kmの長さ(新規投資5kmと構成プロジェクト1Aの両側のサービス道路への6.2km以上の投資を含む)です。このプロジェクトは、交通建設投資プロジェクト管理委員会によって投資されており、総投資額は、3.8兆ドンを超えます。この構成プロジェクトについては、省は、総面積65ヘクタールの敷地を投資家に引き渡し、100%を達成しました。

コンポーネント プロジェクト 3 には、 3 つの構築パッケージが含まれます。具体的には、パッケージ 26 は、ルートの開始から道路 25C の交差点までのセクション (長さ 2.2 km) を建設するものであり、建設の進捗状況は現在 19.2% です。パッケージ29は、道路25Cの交差点から道路25Bの交差点までの区間(長さ2.8km)を建設するものであり、工事の進捗率は現在27.6%です。パッケージ32は、ハイウェイ25Bの交差点からルートの終点までの区間を建設するものであり、工事の進捗率は19.9%に達しています。 2024年初頭から現在までの資本支出は86%に達しています。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2025-02-06.10-55-25.jpg

省人民委員会のヴォー タン ドゥック委員長は、ホーチミン市環状3号線プロジェクトのうちでは、ドンナイ省を通過する区間の構成プロジェクトの進捗状況を報告した。

ファム ミン チン首相は、ニョンチャック橋の建設部隊を視察し激励し、ドンナイ省が建設部隊に敷地の100%の引き渡しを完了したことを称賛しました。同時に、関係地方は、当該地域の構成プロジェクトの実施指導に重点を置き、請負業者が引き続き路盤材を積極的に調達し、機械、設備、人材、資材を全面的に動員し、「3交代4班」の工事に重点を置いて進捗を確保するよう断固として指導する必要です。
特に、南部の完全解放と国家統一50周年を記念して、4月30日までにニョンチャク橋プロジェクトを完了することを目指します。

著者: Vi Quan

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60