同奈省人民委员会

https://new.dongnai.gov.vn

“解除”,促进重点预案工程进度

​(同奈- 门户) – 省级省委、人民委员会要求有关 单位集中处理、决裂解决省内各重点预案进度。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-10-02.10-40-02.jpg

工人施工同奈江沿岸预案 (从华安桥至永久县).

处理 “障碍"解放地面
在各工程之内,省内重点预案,现有9个预案属猪在展开建设工程。在这些预案,施工建设跟着解放地面同步实现。


计划投资厅厅长阮友原说出,对于工程组,重点预案 在展开建设担保交上地面而没有超过处理发生困难权。


但是,赔偿工作、解放地面现在很慢还有存在很多没有处理障碍。。

 

此预案现有 3预案包括:投资建设Vàm Cái Sứt桥。提高省级763号;禄安-平山再定居社会基础的4个投标已完成解放地面。


其中,有6各工程还遇到困难,障碍。其中,有4个预案包括:建设2号香路;母江沿岸 (从河辉甲路至陈国全路);边和市中心路线 (从武氏六只邓文仁)和同奈江沿岸路、公园 (从华安桥至永久县)交上地面不高。

评价建设此4个预案进度,计划投资厅说出,而没有预案进度因交上地面低。

省级交通工程投资预案管理办经理吴世恩, 是以上的3/4个预案说出,交上地面不完全、断续,不连续引起各投资家在展开施工预案收到困难。比如边和市中心路线,不连续的地面引起投资家不能同步施工预案。 “统一坊的统一桥方投资家没有收购地面因此没有接近路和施工 M1根, 和 T1, T2柱", 吴世恩先生说出。

决裂展开各方法


 2024年,布置至各重点工程总资金是 76千亿盾,占投资至省级总资金的37%。其中,布置至赔偿资金,解放地面近56千亿盾。虽然,至2024年8月,布置解放重点预案地面资金已解银只达 23千亿盾,达布置资金的 42%。

省委常任副书记胡青山认为,布置赔偿资金,解放地面资金很大,占布置至工程资金的 70%。因此,为了增加解银比例要促进 解放地面。“有关单位要集中决裂,更好配合解放这些预案地面", 省委常任副书记胡青山提议。

认出6个障碍、困难影响至重点预案工程,党中央委员、省委书记阮鸿玲认为有解放地面发生的原因。 “在展开9个预案有6个预案 收到地面的问题", 阮鸿玲书记明说。

据省委书记阮鸿玲,解放地面问题要促进解除,应用各政策、实现赔偿地面,互助和运动大家交上地面。 “各单位,地方要互助解除慢于解放地面困难", 省委书记阮鸿玲强调。


作者: 永光

您已长时间未操作网站, 点击此处保持登录状态. 超时时间: 60