Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Dự án sân bay Long Thành làm đến đâu giải ngân vốn ngay đến đó

TTĐT – Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tại buổi làm việc với với các sở, ngành, UBND H.Long Thành về tiến độ thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành vào chiều ngày 12-10. Cùng làm việc có Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức.
DSC_3232ctt121021.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chỉ đạo tại buổi làm việc
 Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND H.Long Thành tập trung tối đa cho dự án sân bay Long Thành. Tổ công tác đặc biệt của tỉnh xuống Long Thành để tư vấn những trường hợp khó, vượt quá khả năng xử lý của huyện. Tổ công tác đặc biệt của tỉnh đóng vai trò tư vấn, hỗ trợ vì vậy H.Long Thành chủ động xử lý công việc, từng cán bộ thực hiện dự án cố gắng làm hết trách nhiệm.
DSC_3253qué.jpg
Tổ công tác đặc biệt của tỉnh báo cáo xử lý hồ sơ cho dự án
Về xử lý các trường hợp mua bán đất bằng giấy tay còn vướng mắc, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tư pháp rà soát các quy định, tham mưu cho UBND tỉnh để chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho H.Long Thành thực hiện, đặc biệt sở cần đưa ra các quy trình cụ thể, phân tích các tình huống để H.Long Thành thực hiện.
DSC_3246tiep.jpg
Chủ tịch UBND H.Long Thành báo cáo tiến độ thu hồi đất cho dự án sân bay Long Thành 
Đối với công tác xây dựng Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tập trung tối đa đẩy nhanh tiến độ các dự án thành phần, trên tinh thần làm đến đâu giải ngân vốn ngay đến đó để đảm bảo công tác giải ngân vốn đầu tư công.
Theo UBND H.Long Thành, đến nay huyện đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho hơn 4,4 ngàn trường hợp với diện tích hơn 1,9 ngàn ha, tổng số tiền đã phê duyệt là hơn 9,3 ngàn tỷ đồng, hiện huyện đang tiếp tục tập trung xử lý các hồ sơ còn lại, đặc biệt là các hồ sơ về mua bán giấy tay.
Tan 121021.jpg
Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tiến độ 
Về công tác xây dựng Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết, thời gian qua tiến độ bị chậm tiến độ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các nhà thầu đang tiếp tục hoàn thiện; đối với dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội hiện nay đã khởi công xây dựng 10 công trình, do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nên không đạt tiến độ theo  kế  hoạch ban đầu. Trong năm 2021 chỉ có thể hoàn thành xây dựng 4 công trình gồm: 2 trường mầm non, trụ sở UBND xã và chợ. Đối với các công trình còn lại sẽ hoàn thành vào đầu quý II-2022.
Khắc Giới


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây