Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Điều động cán bộ thạo việc để hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Sân bay quốc tế Long Thành

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh yêu cầu như trên tại buổi làm việc ngày 22-1 với các sở, ngành về phương án hỗ trợ nhân sự cho huyện Long Thành triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án Sân bay quốc tế Long Thành.​

Theo Sở Nội vụ, hiện có 6 xã thuộc phạm vi dự án. Trong đó, xã Bàu Cạn chỉ có 70 hồ sơ giải phóng mặt bằng nên không tăng cường nhân sự cho xã này; 5 xã còn lại dự kiến sẽ bổ sung 15 người (mỗi xã 3 người) gồm: 5 công chức địa chính - xây dựng được điều từ các xã khác sang và 10 viên chức từ Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Long Thành.

Riêng Trung tâm phát triển quỹ đất đề xuất bổ sung 19 người từ Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị sự nghiệp của Sở Tài nguyên và Môi trường. Phòng Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung 15 người, gồm: 4 công chức địa chính - xây dựng từ các xã khác biệt phái về huyện và 11 viên chức từ các đơn vị sự nghiệp của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì buổi làm việc.

Phòng Quản lý đô thị đề xuất bổ sung 10 người, gồm: 3 viên chức thuộc Ban quản lý dự án và 7 viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng; Phòng Tài chính - kế hoạch đề xuất bổ sung 10 người, gồm 10 công chức tài chính - kế toán các xã, thị trấn biệt phái về; Phòng Tư pháp đề xuất bổ sung 4 người.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh yêu cầu phải triển khai công tác điều động cán bộ hỗ trợ huyện Long Thành xong trước Tết Nguyên đán 2019 và giao Sở Nội vụ nghiên cứu để trình UBND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các sở, ngành phải điều động người thạo việc xuống hỗ trợ, không điều người yếu chuyên môn. Sau Tết Nguyên đán sẽ họp ngay tổ này để triển khai công việc.

* Cùng ngày Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã làm việc về tiến độ xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng Sân bay quốc tế Long Thành. Theo Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, dự kiến tới 20-4-2019 sẽ hoàn thành thiết kế hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư để được phê duyệt vào tháng 5. Đối với hạ tầng xã hội, việc thiết kế và phê duyệt sẽ muộn hơn khoảng 15 ngày.

Về vấn đề này, lãnh đạo tỉnh yêu cầu công tác thiết kế hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phải thể hiện nơi đây là một khu tái định cư đáng sống. Trong khu tái định cư, những hạng mục về điện, đường, thoát nước, chiếu sáng, trường học, trạm y tế… sẽ được thiết kế theo chuẩn cao nhất pháp luật cho phép. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về sau với mức sống được nâng cao hơn so với hiện nay.

Vương Thế

Tác giả: Vương Văn Thế

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây