Dong Nai성 인민위원회

https://new.dongnai.gov.vn

2025년 Long Thanh공항 준공

(CTT-Dong Nai)-12 3일에 국무총리 Pham Minh Chinh 정부의 대표단을 선도하여 Long Thanh국제 공항 프로젝트 (공항) 수행 단위와 실제적으로 계획을 검사하고 회의했다. 부국무총리 Tran Hong Ha, Ho Duc Phoc, 중앙 부문, 부처 담당자들은 대표단과 참여한다. 동나이성의 측면, 부서기, 인민위원회 의장 Vo Tan Duc 대표단과 참여한다.

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-12-03.16-25-06.jpg

국무총리 Pham Minh Chinh은 Long Thanh공항 프로젝트 계획에 대해 회의를 발표한다.

회의에서 베트남 공항 공사 (ACV)는 다음과 같이 알려준다. 3구성 프로젝트의 경우, 현재까지 동나이성은 토지를 충분히 인계한다. 계약자 합작투자는 거의 7천 명 인력을 동원하고 프로젝트의 입찰 패키지의 거의 3천 개 장비를 동원했다. 그중에 5.10 입찰 패키지 – 승객 터미널 공사 장비 건설 및 조립의 경우, 계약자 컨소시엄은 모든 철근 콘크리트 기둥, 1층, 2층, 3층, 4층의 바닥 빔 및 지붕 지지 기둥을 완성했다. 현재 계약 일정에 따라 완성, 텔레스코픽 교량 건설 및 기계 가공, 복도 계단, 지붕 철골 구조물 건립 작업을 계속 수행하고 있다. 예상에 따라 2025년 12월 전에 모든 공사를 완료할 예정이다. 2025년 12월 전에 2026년 초부터 준공, 장비 설치, 시스템 연계, 시운전을 거쳐 2026년 9월 이전 완료를 목표로 노력하고 있다.

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-12-03.16-25-55.jpg

국무총리 Pham Minh Chinh은 Long Thanh공항 연결 교통 교차로 2개의 계획을 검사한다

비행 공사-4.6 입찰 패키지의 경우, ACV은 2025년 4월 30일 전에 활주로를 완성하고 기술적으로 활용하도록 건설 단위에 지시하기로 결정했다. 계약서에서 계획에 비해 3개월을 초과한다.
2개 연결 교통 경로 건설 패키지를 통해 계약자 컨소시엄도 일련의 건설 단계를 구현하고 있고 현재 건설 진행이 보장되고 있다.

​​378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-12-03.16-25-29.jpg

성 인민위원회 의장 Vo Tan Duc은 회의에서 보고한다

동나이성의 측면에서 성 인민위원회 의장 Vo Tan Duc은 다음과 같이 알려준다. 이 지역은 롱탄 공항과 연결되는 교통 인프라 시스템에 투자하는 데 주력하고 있다. 동시에 프로젝트의 개발 이점을 극대화하기 위해 Long Thanh 공항에 대한 도시 계획 작업을 수행한다.

회의에서 결론을 발표하며 국무총리 Pham Minh Chinh은 프로젝트 수행 계획이 긍정적인 결과를 많이 달성한다고 평가한다. 전반적으로 전체 프로젝트는 많은 양의 작업을 완료하고 프로젝트의 형태가 점점 더 명확해졌다. 많은 입찰 패키지가 예정보다 앞서 진행되고 특히 구성 요소 프로젝트 2와 3이 더욱 그렇다.

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-12-03.16-25-20.jpg

국무총리 Pham Minh Chinh은 현장에서 시공 단위에 선물을 수여하고 정신을 수여한다.

앞으로 “명확한 사람, 명확한 임무, 명확한 시간, 명확한 책임, 명확한 제품" 정신으로 적시에 시간, 지능, 결단력이 성공의 요소이다. 국무총리는 2025년 12월 31일 전에 모든 업무를 완료해야 하고 2026년 2월 28일 전에 Long Thanh공항에 진입하고 느린 진행을 회복하고 더 이상 지체할 수 없다.
Long Thanh공항의 제2차 활주로 건설 투자 진행의 경우, 국무총리 Pham Minh Chinh은 2025년 1월 건설을 시작하려면 관련 단위가 2024년 12월에 투자 절차를 완료해야 한다. 동시에 Long Thanh 공항 프로젝트 2단계 건설 투자를 즉각 준비한다.​

작성자: Vinh Quang

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60