Dong Nai성 인민위원회

https://new.dongnai.gov.vn

전기 프로젝트에 대한 14억 달러 장애 제거

(CTT-Dong Nai)-2024년에 Nhon Trach발전소 프로젝트는 상업용 전력을 생산할 것이다. 그러나 항목 개발 토지, 전선, 전기 구매 가격은 여전히 어려움을 겪고 있다

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-01-31.19-14-38.jpg

Nhon Trach 3, 4발전소 프로젝트는 시공하고 있다.

토지, 계획, 전기 가격 장애를 제거하는 것은 현재 긴급한 문제들이다. Nhon Trach 3, 4발전소는 국가 핵심 에너지 프로젝트로서 국무총리가 투자 정책을 승인된다. 계획에 따라 이러한 프로젝트는 2024년 11월 및 2025년 5월에 산업용 전력을 생산할 것이다. 현재, 프로젝트는 업무 용량의 75%를 수행하지만 많은 어려움을 여전히 겪고 있다.

Nhon Trach 3, 4발전소 프로젝트의 총면적은 약 48헥타르이다. 현재 투자자는 약 11헥타르 토지를 직접 인계되고 30헥타르를 추가 인계되도록 제안하고 있다. 나머지 항목은 토지 개간을 완료하지 않았다.
현재 상기 프로젝트 2개는 정부 및 VIII전기 계획에 약속한 건설 계획을 면밀히 따르고 있다. 다만, 많은 장애물로 인해 상업용 발전 속도가 느려지고 기업의 투자 자원과 청정 전력원이 낭비될 위험이 있다.
산업무역청 부청장 Thai Thanh Phong은 다음과 같이 알려준다. Nhon Trach 3, 4발전소는 지방에서 위치한 베트남 최초의 LNG 연료를 이용한 발전 프로젝트로 지방 및 지역의 전력원 확보에 기여하고 있다. 그러나 이러한 프로젝트는 토지 할당 및 건설을 위한 토지 임대 문제에 직면해 있다. 산업단지 기반시설 임대가격을 전기구매가격으로 협상한다. 이러한 문제가 느리게 해결될수록 프로젝트 효율성에 더 많은 영향을 미치고 전기를 낭비하며 전기가 생산되지 않을 때 운영 비용이 증가한다.
배전을 책임지는 단체에 대해, 국가 송전공사 대표자는 다음과 같이 알려준다. 현재 4개 전선은 투자 정책을 승인되지 않고 투자자의 승인을 받지 않았다. 한편, 5개월 동안 Nhon Trach 3발전소는 최초 전력을 생산한다 (2024-5-9), 10개월 동안 공식적으로 산업용 운영한다 (2024-11-15). 그래서 위험이 높으면 프로젝트의 용량 릴리스 진행이 보장되지 않았다. 이를 위해서는 정부와 투자자의 더 많은 긍정적인 태도가 필요하다.

성 인민위원회 부의장 Vo Van Phi는 다음과 같이 알려준다. 이는 국가에너지 확보에 기여하는 중요한 국가사업이기 때문에 지방에서도 하루빨리 본격 추진을 한다. 최근 지방은 발생하는 문제를 해결하기 위해 관련 당사자들과 많은 회의를 열었다. 동시에 지방은 정부에 전기 시스템을 유리하게 시행하도록 Nhon Trach 신도시 국부 계획을 조정하도록 허가한다. 다만, 시행 과정에서는 여전히 계획, 토지 할당, 부지 정리와 관련된 문제가 남아 있다.
지방 담당자는 자원환경청에 다음을 요청한다. 성 인민위원회에 토지 인계 계획을 신속하게 보고해야 한다 (2차에 30헥타르 토지를 전기 프로젝트 투자자에게 직접 인계하거나 산업단지 인프라 사업 단체에 인계한다). 각 계획에서 달성하고 미달한 문제를 분석해야 한다. 이를 통해 성 인민위원회 공산당 담당자는 성 상임위원회에 검토하고 결정하도록 의견을 제안한다. 법률의 규정을 충족하고 빠른 계획은 우선 적용될 것이다.
인프라 임차 비용에 대해 Tin Nghia공사 주식회사 및 PV Power은 기업, 국가 이익을 조화시키는 가격 수준을 협상해야 한다. 이 비용이 합의되면 전력 프로젝트 투자자는 프로젝트 건설 자재 운송, 공장 냉각수 배출 하수구 건설, 산업 단지를 통한 전력망 건설 과정에서 유리한 조건을 갖게 된다. ​​

작성자: Phan Anh

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60