Dong Nai省人民委員会

https://new.dongnai.gov.vn

ビエンホア市の主要プロジェクトの用地整理の進捗を加速する

(CTT-ドンナイ) - 9 つの主要なプロジェクトとプロジェクトが実施されているビエンホア市は、省内で最も重要なプロジェクトとプロジェクトが行われている地域である。 そのため、ビエンホア市もプロジェクトの建設に役立つよう、現場の撤去作業を迅速化する努力を行っている。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-03-12.16-28-54.jpg

ドンナイ川沿い(ホアアン橋からビンクー区との境界までの区間)に道路と堤防を建設する建設プロジェクト。

敷地がプロジェクトの進行を「抑制」する
ビエンホア市は同州の中心市街地であるため、近年、交通インフラを中心とした多くのインフラプロジェクトがこの地域で実施されている。 しかし実際には、最近ビエンホア市で実施されている主要な工事やプロジェクトのほとんどが予定より遅れており、この状況を招いた主な理由の一つは、現場の撤去作業の遅れにある。

アンホア区とロンフンコミューンを通過するフォンロー 2 プロジェクト(セクション 1、フェーズ 1)は、2020 年末に正式に開始されました。しかし、着工から 3 年以上を経て現在に至るまで、プロジェクトの現場は完成していません。まだ建設部門に完全に引き渡されていません。

フオンロー2プロジェクトだけでなく、ビエンホア市の一連の重要プロジェクトでも、請負業者が以下のような建設現場を「待たなければならない」状況に陥っている。コンポーネントプロジェクト1、ビエンホア~ブンタウ高速道路プロジェクトフェーズ1、ビエンホア市中心幹線道路、ドンナイ川沿いの堤防および道路の建設(ホアアン橋からビンクー区との境界までの区間)。 カイ川沿い道路(ハフイザップ通りからチャンコックトアン通りまでの区間)

州交通建設投資プロジェクト管理委員会のディレクターであるゴ・ザ・アン氏は、ビエンホア市の部門が投資した州の主要プロジェクトの多くが最近、建設用地の不足により進捗が遅れていると述べた。

州人民委員会のボー・タン・ドゥク委員長代理によると、近年、州はビエンホア市の開発に画期的な進歩をもたらすことを目標に、多くのインフラプロジェクトの実施に投資してきたという。 然し、これまでのところ、ほとんどのプロジェクトの進捗は期待に応えていません。 その中で浮上した最大の問題は、やはり用地整理の段階にある。

問題を解決する

ビエンホア市人民委員会によると、最近、地方自治体はこの地域の主要プロジェクトの用地整理にも注力しているという。 ビエンホア市はまた、2024年に多くの主要プロジェクトの投資家への引き渡しを完了することを目指している。

ビエンホア市人民委員会のド・コイ・グエン委員長は次のように述べた。 フォンロー2プロジェクトについては、2023年末に市人民委員会も特定の地価を承認し、ロンフンコミューンの38世帯に対する補償計画を承認する決定を出した。現在、ロンフンコミューンでは、この土地が別のプロジェクトに関連しているため、土地の回収、補償、支援の手続きを完了していない世帯はわずか 4 世帯のみである。 これらのケースについては、地域が分離して対応計画を立てている。

アンホア区のプロジェクト地域にあるロンアン冶金株式会社の土地の場合も、市は企業と2回の面談を行い、その後企業も同社の取締役会と協議する時間を求めた。 然し、現時点に至るまで事業者は市に応じていない。 したがって、ビエンホア市当局は、この場合の取り締まりを計画している。 「市は引き続き、プロセスに従ってすべての手順を完全に実施し、同時に事業者に敷地の引き渡しを宣伝し、奨励していく。 2024 年の第 1 四半期までに、両者の間で合意とコンセンサスが得られない場合、市は建設部門に用地を引き渡す強制執行を行うだろう」とド・コイ・グエン氏は述べた。

同様に、グエン・フ・カインを崇拝するための拡張改修プロジェクトでも、ビエンホア市は土地回復に関する決定を出し、プロジェクト地域に残っている世帯に対する補償と支援計画を承認した。現在、当局は宣伝活動を展開し、土地の引き渡しを求める人々の動員を行っている。 ビエンホア市は、承認された補償と支援計画に同意しない世帯のために、次の四半期以内にプロジェクトの残りのエリア全体を投資家に引き渡す施行計画も立てている。

ドンナイ川沿いの道路と堤防建設プロジェクトでは、当局はこれまでに、土地の回復、補償、プロジェクト地域の世帯への支援などの手続きを基本的に完了している。 ビエンホア市はまた、人々に再定住を許可し、建設部隊に用地を引き渡すため、再定住用地の引き渡しを待っている。

ビエンホア市は 、用地整理工事が概ね完了したプロジェクトに加え、カイ川沿い道路プロジェクトおよびコンポーネントプロジェクト 1、第 1 段階のビエンホア - ブンタウ高速道路プロジェクトなど、新たに開始されたプロジェクトのこの作業を実行するためにリソースを集中させていまる。

カイ川道路プロジェクトでは、ビエンホア市は、ルート上に 5 つの橋を新設するというカテゴリーで 6 つの橋台を建設する建設部門に用地を引き渡した。

ビエンホア市はまた、州の補償・用地整理・再定住支援プロジェクト管理委員会と調整し、構成要素プロジェクト1であるビエンホア高速道路プロジェクト(市内を通るホア~ブンタウ第1期区間)の集計作業を基本的に完了させた。 同時に、Tam Phuoc 区と Phuoc Tan 区でプロジェクトに役立つ 2 つの再定住エリアを建設する 1/500 計画プロジェクトを完了します。

著者: Vinh Quang

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60