Dong Nai省人民委員会

https://new.dongnai.gov.vn

廃棄物発電プロジェクトの進捗を加速する必要

(ドンナイ省ポータルサイト)官民パートナーシップ方式(PPP)に基づいて Vinh Tan町(Vinh Cuu県)において建設が予定されいてる生活廃棄物の処理及び発電所プロジェクト(Vinh Tan廃棄物発電プロジェクトという)の実施計画に関して、省はもとの提案どおり2か月の延長を承認したが、投資家はまた延長期間の90日への修正を提案している。

cee598e3233bc078469434166d929839-2023-12-22.15-48-39.jpg

ECOTECH Vietnam Technology Investment and Trading Joint Stock Companyによって設計されているVinh Tan廃棄物発電プロジェクト

これは廃棄物を処理し、同時に再生可能電力を供給する緊急プロジェクトであるため、進捗をさらに加速する必要がある。

実現可能性調査報告書はまだ提出されない

Vinh Tan廃棄物発電プロジェクトの総投資額は約 2 兆 3,000 億 VND である。 プロジェクトのフェーズ 1 では、1 日あたり 800 トンの廃棄物を処理し、20MW の電力を発電する能力がる。 フェーズ 2 では、廃棄物処理能力が1 日あたり1.2 千トンまで増加し、発電能力は 30MW に上がる見込みである。

このプロジェクトは、2023 年 5 月中旬に 6 か月以内に実現可能性調査報告書を作成する契約が締結された。2023年11月、プロジェクトの提案者であるECOTECH Vietnam Technology Investment and Trading Joint Stock CompanyとLe Delta Joint Stock Company(ハノイ市)の合弁会社が困難と問題点を報告し、2か月の延長を申請した。2023 年 12 月初旬、計画投資省に報告した際、同社はこの時間を 90 日に延長することを提案した。

緊急環境プロジェクト

Vinh Tan廃棄物発電プロジェクトは、家庭廃棄物の処理に関する緊急の問題を解決し、温室効果ガスの排出を削減しながら、再生可能電力源を供給することができるように計画されている。実現可能性調査報告書は建設投資を検討・決定するための基礎となるため、早期に完成させる必要がある。

計画投資省局のPhan Trung Hung Ha副局長は、上記の遅延はプロジェクト提案者の部門、支店、地方自治体との連携に混乱があったためだと述べた。

産業貿易省の副局長は、電力計画第 8 章では廃棄物発電の目標が割り当てられ、この容量であれば割り当て目標は完全に達成可能であると述べた。

省人民委員会のVo Van Phi副委員長は次のように述べた。このプロジェクトは省党委員会と人民評議会にとって非常に興味深いものであるが、実施は遅れ、 実現可能性調査報告書の作成を担当している会社は、締結された契約を適切に履行していない。Vinh Cuu県人民委員会は実施内容を継承できる1/500詳細建設計画プロジェクトを実施するための投資家を選定するようにしなければならない。計画投資省は関係者のタスク、時間、責任などを含むこのプロジェクトの詳細な計画を作成し契約を締結する。同時に監視及び促進し2週間ごとに定期的に省人民委員会に報告する。

2023年から2025年までのドンナイ省の家庭固形廃棄物管理プロジェクトにおいて、省人民委員会は、2030年までにVinh Tan廃棄物発電プロジェクトのフェーズ1の入札、業者の選定、建設及び運営開始までの投資手続きが完成されるよう指示した。2030 年以降はフェーズ 2 が実施される見込みである。

著者: Phan Anh

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60