Dong Nai省人民委員会

https://new.dongnai.gov.vn

Bien Hoa・Vung Tau高速道路プロジェクトのサイトクリアランスに引き続き注力する

(ドンナイ省ポータルサイト)629日、省人民委員会のVo Tan Duc委員長代理が会議の議長を務め、Bien HoaVung Tau高速道路プロジェクトの用地買取とサイトクリアランスを実施するための30昼夜にわたる第2次計画を総括した。会議には省人民委員会のVo Van Phi副委員長も出席した。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-06-30.06-57-01.jpg

省人民委員会のVo Tan Duc委員長代理は、Bien Hoa・Vung Tau高速道路プロジェクトの用地買取とサイトクリアランスを実施するための、30昼夜にわたる第2回計画検討会議の議長を務めた。

各地方の報告によると、これまでのところ、集計作業に関して当局は全プロジェクトを100%完了しているという。土地の起源を特定する作業に関しては、Bien Hoa市を通過する区間にはまだ171件、Long Thanh県を通過する区間には283件の未完了の案件が残っている。

補償および支援計画の承認に関しては、Bien Hoa市を通過する区間について、272区画の土地に対して2870億ドン以上が5回に分けて支払われ、Long Thang県を通過する区間では、総額3,800億ドン近くの357件の補償と支援計画が承認された。

用地の引き渡しについては、これまでにBien Hoa市を通過する区間は、全プロジェクトの合計60ヘクタール弱のうち20ヘクタール近くが投資家に引き渡され、総面積の33% 以上に達する。Long Thanh県を通過する区間では、総面積の約230ヘクタールのうち、地元は約56ヘクタールを引き渡した。

省人民委員会のVo Van Phi副委員長によると、これまでのところ、プロジェクトの難しい課題である土地の目録作成と出所確認の作業はほぼ完了しているという。したがって、今後、関連部門は補償および支援計画の作成と承認取得、補償金の支払いに集中し、用地を受取るようにする必要がある。進捗を加速するために、関連部門は、最近の2回の「現場撤去を加速するための30昼夜運動」の活動精神を促進し続ける必要がある。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-06-30.06-57-15 (1).jpg

省人民委員会のVo Van Phi副委員長は会議で講演した。

会議の締めくくりに、省人民委員会のVo Tan Duc委員長代理は、責任感、スピード、緊急性、力と手段の最大限の集中を持って、昼夜を問わずに休日をまたいで勤務し、土日も勤務していることで、これまでに同省を通過するBien Hoa・Vung Tau高速道路プロジェクトの用地整理作業は一定の成果を上げていると評価した。しかし、多くの努力と進捗状況の変更にもかかわらず、6月30日までにプロジェクトサイト全体を完成させ引き渡すという目標は達成できなかった。したがって、今後、関係部門は、2024年7月にプロジェクト建設のための敷地全体を引き渡すという目標を達成するために、さらに集中して努力する必要がある。具体的には、部隊は7月15日までに残りすべてのケースに対する補償と支援計画の承認取得を完了しなければならない。その後、補償金の支払い、世帯への支援と土地引き渡しの呼びかけに注力する。これに伴い、各部隊は7月15日までに再定住地の検討を完了しなければならない。

著者: Vinh Quang

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60