Dong Nai省人民委員会

https://new.dongnai.gov.vn

ニョンチャック地区の道路25Bの残りのセクションの拡張への投資の準備中

​ (CTT-ドンナイ) - ニョンチャック地区人民委員会によると、ニョンチャック地区の中心部からクワチチャン通りに至るルートの終点にある道路25B(トン・ドゥック・タン通り)は緊急工事中で、全ルートの進捗率は合計30%以上となり、現在、建設部門は悪天候による中断日を補うために夜間作業を計画しており、残りのセクション(ハイウェイ51号線から地区センターまで)2024年末までに改修への投資を準備していると予想されている。 

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-10-07.10-55-36.jpg

道路 25B プロジェクト (ニョンチャック地区中心部からクワチ チャン通りまでの区間) の建設部門は、天気が良いときに進捗を早めることを利用している。

道路 25B プロジェクトは 2024 年初めに開始され、現在建設部門はルートの両側で進捗を加速させています。特に左側では請負業者が進捗を埋め合わせ、晴天の日を利用し、時間外労働の増加に努めています。計画通りの進捗を保証する。ルート右側については、連日の雨の影響で排水工事を重点的に進め、排水工事は80%以上完了した。

全長3.8キロメートルの25B号線は、完成すると路面幅24m、片側3車線となる。特に、地区中心部から環状3号線との交差点(ホーチミン市)までの区間は、両側に並行道路が追加されている。

また、省交通プロジェクト管理委員会からの情報によると、2024 年 12 月に道路 25B の残りの区間 (国道 51 号線から地区中心部まで) の改良拡張プロジェクトの建設が開始される予定である。したがいまして、路線延長は九・三キロ近く、総事業費は一兆五千億近く、そのうち用地整理費が千七百六十億、残りが建設費その他の経費でございます。

ニョンチャック地区人民委員会のグエン・ザ・フォン委員長も、「現在、地区中心部から高速道路51号線までのセクション25Bは、敷地の約85%がクリアランスされており、建設を開始する資格がある」と断言した。地区の残りの部分は、補償作業を完了し、建設部門に現場を引き渡すために、測定、描画、集計を調整中です。」

現在、プロジェクトは基本設計、施工図設計を経て実施される工事設計図書の審査・承認の段階にある。この重要な道路の老朽化と過負荷のため、ルート 25B の改良と完全拡張への早期投資がニョンチャック地区の人々と企業の願望となっている。

著者: Xuan Mai

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60