Dong Nai省人民委員会

https://new.dongnai.gov.vn

ファム・ミン・チン首相は2つの重要な国家プロジェクトの進捗状況を視察した

(CTT-ドンナイ) - 924日午後、ファム・ミン・チン首相は政府代表団を率いて、ビエンホア~ブンタウ高速道路プロジェクトとロンタイン国際空港(空港)の進捗状況を視察し、関連部門と協力した。

ドンナイ省側の作業部会には、党中央委員会委員、省党委員会書記のグエン・ホン・リン氏が出席した。クアンミンクオン省副書記兼国会代表団長。ヴォー・タン・ドゥク省人民委員会委員長。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-09-25.09-48-50.jpg

ファム・ミン・チン首相は、ビエンホア~ブンタウ間高速道路プロジェクトの建設現場の省人民委員会および各部隊の指導者らと協議した

表団に報告したプロジェクト管理委員会85の代表者は次のように述べた。 最近、建設作業では、現場とレベリング材の供給源という 2 つの主な問題に直面した。従って、プロジェクトコンポーネント 1 の建設生産高は約 5% にとどまりました。コンポーネント 2 プロジェクトは約 16% に達する。

ロンタイン空港プロジェクトの建設現場で、ベトナム空港公社(ACV)取締役会会長兼ゼネラルディレクターのブー・ザ・フィエット氏は次のように述べた。ドンナイ省はプロジェクト用地全体の引き渡しを完了したため、進行中の建設パッケージは予定を上回りました。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-09-25.09-48-32.jpg

ファム・ミン・チン首相はロンタイン空港旅客ターミナル第1期の建設進捗状況を調査した。

首相に報告して、省人民委員会のヴォー・タン・ドゥク委員長は次のように述べた。ビエンホア~ブンタウ高速道路プロジェクト建設のための整地材の問題に関して、省党常務委員会は、プロジェクト建設の需要に見合った基本量で3か所の開発を許可する方針に合意した。ドンナイ市もできるだけ早く現場の撤去作業を完了するよう加速している。

ファム・ミン・チン首相は会議で下記のように述べた。ビエンホア~ブンタウ高速道路プロジェクトの場合、主な問題は用地と整地材の供給源である。従って、ドンナイ省は敷地撤去作業に努力する必要がある。同時に、天然資源環境省と連携して、レベリング材料鉱山の開発を加速するための手順を処理する。請負業者は、「3 交代 4 人体制」「早く食べて、早く寝る」の精神で、プロジェクト建設に最大限の人的および物的リソースを集中する必要があります。 「太陽と雨を乗り越え、風と嵐に負けない」。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-09-25.09-48-44.jpg

ファム・ミン・チン首相は、ロンタイン空港第1期滑走路建設現場の省人民委員会および部隊の指導者らと協議した。

ロンタイン空港プロジェクトに関して、ファム・ミン・チン首相は、視察のために同プロジェクトに出席するのは今回が4回目であると述べた。首相は、進捗状況は基本的に安定しており、前回よりも楽観的だが、天候が依然厳しいため主観的ではないと評価した。

ドンナイ市も用地引き渡しに多大な努力を払い、人々は事業のために居住地や農耕地を手放し、多くの犠牲を払いました。

ファム・ミン・チン首相によると、ロンタイン空港は今期の重要なシンボルであり、大規模な投資が行われ、経験もあまりなく、さらに新型コロナウイルス感染症の流行に直面している非常に困難な状況で展開されている。

しかし、ここまでで主要な項目はすべて形になりました。国の主要なイベントを祝うために、ロンタイン空港が 2025 年 12 月 31 日までに基本的に完成するよう努めます。部隊は、新しい進行クリティカル パスを持つ建設現場を管理し、適切に建設を手配する必要がある。ロンタイン空港プロジェクト管理委員会と請負業者は、進捗を維持するために努力し、責任を明確に割り当てる」とファム・ミン・チン首相は要請した。

著者: Vinh Quang

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60